Artefato: Lista de Itens de Trabalho |  |
Este artefato contém uma lista de todo trabalho agendado para ser feito dentro do projeto, bem como o trabalho proposto que pode afetar o produto neste ou em projetos futuros. Cada Item de trabalho pode conter referências a informações que sejam relevantes para realizar o trabalho descrito no item.
Domínios: Gestão de Projeto Tipos de Produto de Trabalho: Dados de Projeto
Objetivo
Coletar todas as solicitações de trabalho que irão potencialmente ser executados no projeto, de forma que o trabalho possa ser priorizado, o esforço ser estimado e o progresso acompanhado.
Relacionamentos
Papéis | Responsável: Gerente de Projeto | Modificado Por: Analista Desenvolvedor Gerente de Projeto Qualquer Papel Testador
Tarefas | Entrada para: Avaliar os Resultados Encontrar e Descrever os Requisitos Gerenciar a Iteração Planejar a Iteração Planejar o Projeto Definir a Visão Implementar os Scripts de Teste Solicitar Mudança | Saída de: Avaliar os Resultados Definir a Visão Encontrar e Descrever os Requisitos Executar os Testes Executar os Testes de Desenvolvedor Gerenciar a Iteração Planejar a Iteração Planejar o Projeto Solicitar Mudança
Descrição
Descrição Principal | Este artefato fornece um ponto focal para toda a equipe: Fornece uma lista que contém todas as solicitações de melhorias ou capacidades adicionais para a aplicação. Note que alguns destes pedidos podem nunca ser implementados, ou ser implementados em projetos posteriores. Fornece uma lista de todo trabalho a ser estimado, priorizado e atribuído dentro do projeto. A lista de riscos é priorizada separadamente. Fornece um lugar único para que à equipe de desenvolvimento saiba quais Micro-Incrementos precisam ser entregues, possui referências do material necessário para realizar o trabalho e para relatar o progresso feito. Estes são os itens de trabalho típicos desta lista. Casos de Uso e referências às especificações de caso de uso Requisitos suplementares Solicitações de mudança e de melhoria Defeitos Tarefas de desenvolvimento Os itens de trabalho podem ter um escopo muito grande, especialmente os direcionados a melhorias, tais como "Apoio ao Planejamento Financeiro" para uma aplicação financeira pessoal. Para permitir que aplicação seja desenvolvida em micro-incrementos, os Itens de Trabalho são analisados e subdivididos em itens de trabalho menores de forma que possam ser atribuídos a uma iteração, tais como um cenário de caso de uso para "Calcular lucro líquido". Uma subdivisão adicional pode ser necessária para identificar as tarefas apropriadas a serem atribuídas aos desenvolvedores, tais como "Desenvolver Interface de Usuário para Calcular o Lucro Líquido". Isto significa que os itens de trabalho normalmente têm relacionamentos pai-filho, onde o nível mais baixo é uma especificação e um dispositivo de rastreamento para os micro-incrementos. Os Itens de Trabalho devem conter estimativas, veja Guideline: Gerenciando Itens de Trabalho e Guideline: Estimativa Ágil.
Ilustrações
Templates | Lista de Itens de Trabalho
Relatórios | Relatório de Progresso da Iteração Relatório de Progresso do Projeto
Exemplos | Lista de Itens de Trabalho
Adaptação
Opções de Representação | ### Como um planilha ou banco de dados A Lista de Itens de Trabalho pode ser confeccionada como um artefato separado, representado por uma planilha ou uma tabela do banco de dados. Veja Example: Lista de Itens de Trabalho. ### Em ferramentas específicas As ferramentas de Gestão de Projeto, Gestão de Requisitos e de Solicitação de Mudança são opções para registrar a lista do trabalho a ser feito. ### Como parte do Plano de Iteração O Artifact: Plano de Iteração normalmente referencia Itens de Trabalho que estão atribuídos a iteração. Se a equipe estiver elaborando o plano de iteração em um Quadro-Branco por exemplo, ela pode escolher referenciar os itens de trabalho de alto nível na Lista de Itens de Trabalho que esteja atribuída à iteração, e manter os itens de trabalho filhos, de baixo nível, usados para acompanhar o trabalho cotidiano somente no plano de iteração.
Informações Adicionais
Listas de Verificação | Lista de Itens de Trabalho
Conceitos | Micro-Incrementos
Diretrizes | Estimativa Ágil Gerenciando Itens de Trabalho Priorizando Itens de Trabalho
Este programa e o material que o acompanha são disponibilizados sob a Eclipse Public License v1.0 que acompanha esta distribuição. Direitos Autorais do OpenUP.