Artefato: Lista de Riscos |  |
Este artefato é uma lista dos riscos conhecidos e existentes no projeto, classificados em ordem de importância e associados com as ações específicas de atenuação ou de contingência.
Domínios: Gestão de Projeto Tipos de Produto de Trabalho: Dados de Projeto
Objetivo
Para capturar os riscos percebidos que podem afetar o sucesso do projeto.
Relacionamentos
Papéis | Responsável: Gerente de Projeto | Modificado Por: Gerente de Projeto
Tarefas | Entrada para: Gerenciar a Iteração Planejar a Iteração Planejar o Projeto | Saída de: Gerenciar a Iteração Planejar a Iteração Planejar o Projeto
Descrição
Descrição Principal | Esta lista identifica, em ordem decrescente de prioridade, todos os Riscos associados ao projeto. Serve como um ponto central para as atividades do projeto e é a base na qual as iterações são organizadas. Veja Concept: Risco para mais detalhes.
Ilustrações
Templates | Lista de Riscos
Principais Considerações
Esta lista deve capturar os riscos críticos e sérios. Se você notar que esta lista se estende além de 20 itens, considere cuidadosamente se são realmente riscos sérios. Acompanhar mais de 20 riscos é uma tarefa onerosa.
Adaptação
Opções de Representação | #### Opção: lista de riscos capturada no plano de projeto Nesta abordagem a lista com todos os riscos é colocada no plano de projeto. O plano de iteração conterá somente as tarefas que deverão ser feitas durante a iteração para atenuar os riscos. Isto irá assegurar que o plano de iteração contenha somente as informações da iteração. O plano de projeto tem que ser revisado constantemente à medida que você atualiza os riscos.
Informações Adicionais
Listas de Verificação | Lista de Riscos
Conceitos | Risco
Este programa e o material que o acompanha são disponibilizados sob a Eclipse Public License v1.0 que acompanha esta distribuição. Direitos Autorais do OpenUP.