Introdução ao OpenUP |  |
Relacionamentos
Conteúdo | Princípios Fundamentais Mínimo, Completo e Extensível Ciclo de Vida de Iteração Micro-Incrementos Ciclo de Vida de Projeto A Família OpenUP Quem pode usar o OpenUP?
Descrição Principal
Início | Princípios Fundamentais | Papéis | Produtos de Trabalho | Disciplinas | Ciclo de Vida
### O que é o OpenUP? O OpenUP é um Processo Unificado que aplica uma abordagem iterativa e incremental dentro de um ciclo de vida estruturado. O OpenUP abraça uma filosofia pragmática e ágil que foca na natureza colaborativa do desenvolvimento de software. É um processo independente de ferramenta e de pouca cerimônia que pode ser estendido para direcionar uma grande variedade de tipos de projeto. Camadas do OpenUP: micro-incrementos, ciclo de vida da iteração e ciclo de vida de projeto O esforço pessoal em um projeto OpenUP está organizado em micro-incrementos. Eles representam pequenas unidades de trabalho que produzem um passo do progresso do projeto, constante e mensurável (normalmente medido em horas ou dias). O processo aplica a colaboração intensiva à medida que o sistema é desenvolvido incrementalmente, por uma equipe comprometida e auto-organizada. Estes micro-incrementos fornecem um ciclo de feedback extremamente curto que direciona decisões adaptativas durante cada iteração. O OpenUP divide o projeto em iterações planejadas e com intervalos de tempo definidos, normalmente medidos em semanas. As iterações direcionam a equipe na entrega incremental do valor aos Stakeholders de uma forma previsível. O plano de iteração define o que deve ser entregue durante a iteração, e o resultado é uma construção demonstrável ou despachável. As equipes OpenUP se auto-organizam para definir como atingir os objetivos da iteração e entregar o resultado. Elas fazem isso definindo e distribuindo tarefas detalhadas de uma lista de itens de trabalho O OpenUP usa um ciclo de vida de iteração que estrutura como os micro-incrementos são aplicados para entregar construções estáveis e coesivas do sistema, que progridem incrementalmente na direção dos objetivos da iteração. O OpenUP estrutura o ciclo de vida do projeto em quatro fases: Concepção, Elaboração, Construção e Transição. O ciclo de vida de projeto fornece aos Stakeholders e à equipe de projeto, visibilidade e pontos de decisão durante o projeto. Isto lhe permite uma efetiva supervisão para tomar decisões de "prosseguir ou parar" em momentos apropriados. Um plano de projeto define o ciclo de vida, e o resultado final é uma aplicação liberada.
Principais Considerações
Use o OpenUP da forma que está, quando você tiver uma equipe pequena e co-localizada. Modifique o OpenUP para pequenas equipes em diferentes circunstâncias (por exemplo, um projeto novo ou membros de equipe distribuídos geograficamente). Veja Supporting Material: Recursos Para Modificar Métodos para mais informações sobre como personalizar o OpenUP.
Este programa e o material que o acompanha são disponibilizados sob a Eclipse Public License v1.0 que acompanha esta distribuição. Direitos Autorais do OpenUP.