Relatório: Relatório de Progresso do Projeto |  |
A taxa de progresso do projeto é uma forma eficaz de comunicar o progresso do projeto.
Relacionamentos
Elementos Relacionados | Lista de Itens de Trabalho Plano de Projeto
Descrição Principal
O Relatório de Progresso do Projeto é a principal ferramenta para verificar o status do projeto. Ele mostra a tendência de quanto trabalho ainda deve ser feito no projeto. Isto é feito através da estimativa do esforço necessário para a conclusão de cada um dos Itens de Trabalho a serem tratados no projeto e mostrando como o esforço estimado está evoluindo de uma iteração à outra. O Relatório de Progresso do Projeto deve ser atualizado ao final de cada iteração. A taxa de progresso do projeto é normalmente comunicada na forma gráfica. O gráfico do Relatório de Progresso do Projeto consiste de duas perspectivas, o eixo horizontal mostrando as iterações e o eixo vertical indicando os itens restantes da Lista de Itens de Trabalho. Adicionalmente a taxa de progresso médio das iterações precedentes é calculada e uma tendência para o restante do projeto é prevista a partir destes dados históricos. O gerenciamento do Relatório de Progresso do Projeto é uma técnica que permite a correlação entre as metas da iteração e os Itens de Trabalho. O Gerente de Projeto usará as informações do relatório para comunicar o progresso e a tendência do projeto à gestão sênior. Veja Relatório de Progresso do Projeto para um exemplo do relatório.
Este programa e o material que o acompanha são disponibilizados sob a Eclipse Public License v1.0 que acompanha esta distribuição. Direitos Autorais do OpenUP.