Diretriz: Gerenciando Riscos |  |
Esta é uma prática fundamental que os gerentes de projeto devem considerar em seus projetos. Identificar e minimizar riscos o mais cedo possível no ciclo de vida do projeto, é um fator chave para o sucesso.
Relacionamentos
Elementos Relacionados | Gestão de Projeto Planejar a Iteração Planejar o Projeto
Descrição Principal
### Introdução ao Gerenciamento de Risco Todo projeto contem um pouco de incerteza. O Gerenciamento de Risco trata desta incerteza, tentando compreender sua influência no projeto. A finalidade da Gestão de Riscos é aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos ao projeto [PMI04]. O gerente de projeto, a equipe e os Stakeholders devem ser envolvidos no gerenciamento de riscos. ### Identifique os Riscos Identifique os riscos assim que o projeto iniciar e documente-os na Lista de Riscos. Continue identificando e gerenciando os riscos durante todo o projeto. Um erro comum é identificar riscos somente no começo do projeto e somente acompanhar o status destes riscos iniciais. A Lista de Riscos deve ser revisada semanalmente, ou no mínimo quando da execução da tarefa Planejar a Iteração, para adicionar qualquer risco descoberto. ### Priorize os Riscos Priorize os riscos para uma análise ou ação futura. Uma boa abordagem para priorizar os riscos é ter um atributo chamado magnitude do risco, uma combinação da probabilidade e do impacto do risco. Cada iteração fornece a possibilidade para uma melhor compreensão das necessidades dos Stakeholders, as capacidades da equipe, a tecnologia em mãos, etc. Capture, qualifique e priorize os riscos à medida que forem encontrados. Os riscos de alta magnitude são tratados primeiramente, melhorando assim as possibilidades de sucesso do projeto e minimizando a incerteza. Veja Template: Lista de Riscos para maiores informações. ### Selecione Estratégias de Resposta ao Risco Você deverá atenuar ou identificar, o mais cedo possível, os riscos de maior prioridade no projeto. Para conseguir isto você precisa ter um bom controle sobre os riscos que o projeto irá enfrentar, e ter estratégias claras de como atenua-los ou trata-los. Uma vez que você tenha escolhido um conjunto de riscos para acompanhar, elabore opções e determine ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças, selecionando uma estratégia, conforme descrito em Concept: Risco. Às vezes podem ser definidas estratégias para cada causa, em vez de cada risco, eliminando vários riscos de uma só vez. ### Planeje Resposta ao Risco Para cada estratégia selecionada, identifique e atribua tarefas para aplicar a estratégia ao risco dado. Coloque estas tarefas na Lista de Itens de Trabalho, para que possam ser atribuídas às iterações. Mantenha uma referência ao risco para a rastreabilidade. O esforço deve ser apropriado à magnitude do risco. Evite gastar mais na prevenção de uma ameaça do que no impacto da ocorrência do risco. ### Monitore os Riscos Acompanhe regularmente as ações de melhoria e a atenuação dos riscos. A revisão dos riscos deve ser realizada quando da execução da tarefa Avaliar os Resultados para determinar se as informações sobre os riscos do projeto estão atualizadas, e avaliar se todas as mudanças são necessárias. A equipe deve decidir sobre tentar uma outra estratégia se a estratégia escolhida não reduzir ou aumentar a magnitude do risco.
Informações Adicionais
Conceitos | Evoluir para continuamente obter feedback e promover melhorias
Este programa e o material que o acompanha são disponibilizados sob a Eclipse Public License v1.0 que acompanha esta distribuição. Direitos Autorais do OpenUP.